项目展板
项目看板-9月
  研发PC商城
    功能
      头脑风暴
      用户与微信端同步
      货源与微信端同步
      能够实现下单过程
    架构
      头脑风暴
      前、后端分离，前端PHP，后端JAVA
      前端适应PC操作
      服务端为统一服务
    薛文健
      项目经理
    商城上线
      目标
    华采主站为商城入口
      目标
    货源与微信端同步
      目标
      目标
    成就
      进度/ECT
      使用PHP完成功能开发
      服务端基本完成
      前后端拆分，对接JAVA服务开发完成，20个左右。
    开发
      下一步行动（高优先级）
      分配域名，生产：mall.huacaizhaoyu.com；测试环境：testmall.huacaizhaoyu.com
    测试
      下一步行动（高优先级）
      功能测试
      生产测试
      不能影响微信商城运行
    上线目标，9月中旬。
      下一步行动（高优先级）
    8月29
      进度/ECT
    补充产品说明文档
      下一步行动（低优先级）
      产品部署说明
      产品的页面流程和跳转关系说明
  优化我要买鱼
    子主题 1
      目标
    韦幸
      项目经理
    功能
      头脑风暴
      与我要卖鱼操作类似
    成就
      进度/ECT
      前端入口开发完成，已上线
      运营端开发完成，已上线。
    上线
      下一步行动（高优先级）
      通知并协助运营。
    优化
      下一步行动（高优先级）
      运营端页面调整布局。
  研发找货宝APP
    把控外包开发进度
      目标
    提供接口服务，整体上线
      目标
    于群
      项目经理
    功能
      头脑风暴
      使用统一服务端，保持接口的复用，尽量不对端设计接口。
    交接
      头脑风暴
      车爽能够掌握APP代码，能够独立修改。
    成就
      进度/ECT
      PRD,原型已完成
      选定外包团队，9.1号开始开发。
      测试环境完毕
      接口文档已提供
    项目管理，跟踪里程碑
      下一步行动（高优先级）
    代码管理，最好放到我们的服务器。
      下一步行动（高优先级）
    9月中旬，明确测试和联调试。
      下一步行动（低优先级）
    子主题 10
      文档
  优化数据安全
    保护用户资料
      目标
    保护货源信息
      目标
    数据灾备、和恢复
      目标
    于群
      项目经理
    功能
      头脑风暴
      服务端加密，解密
      微信商城，解密
      灾备相关脚本
    架构
      头脑风暴
      加密动作多在服务端完成
      数据库的灾备可脚本化
    成就
      进度/ECT
      无
    书写实施文档
      下一步行动（低优先级）
    设计文档：待引用
      文档
  优化货源推送运营
    用户视角
      目标
    货源视角
      目标
    郭聪林
      项目经理
  设计华采找鱼APP
    PRD
      目标
    原型
      目标
    张捷健
      项目经理
    功能
      头脑风暴
      对比“瓜子二手车”
      对比移动“链家”
      广告
      会有推送
      导流
        大单、原料给线下业务导流
        给运营后台导流
        做更多的推送，抓取客户
        线上成交重点偏向中小单、辅料
      运营端暂不重做。
    架构
      头脑风暴
      移动端，偏向原生架构
      服务端使用统一服务
      IOS和android的后端，要提前调研下
      应该不会出现大并发
  研发订单流程化工作流
    于群
      项目经理
    功能
      头脑风暴
      业务员和运营端的操作分解成工作流
      定义服务接口
    成就
      进度/ECT
      代码的框架
      工作流定义草图
    工作流确认
      下一步行动（高优先级）
      与张捷健讨论
      与运营和业务确认
  维护微信商城
    薛文健
      项目经理
  购买xmind pro
https://item.jd.com/17816155687.html
    购买xmind pro